=== Tableau détaillé des tâches

****Note : 2 pages max - les fiches modules seront placées en annexe,
elles doivent être rédigées avec l’expert.****

Les différents aspects du projet sont découpés en tâches numérotées et
hiérarchisées (Tâches/sous-tâches, etc.). Chaque tâche est décrite précisément
et une équipe (typiquement un binôme) est affecté à sa réalisation. Un module
est typiquement constitué de plusieurs tâches et sous-tâches.

Pour le PAN3, vous aurez à démontrer une version, *intégrée* et fonctionnelle de
votre projet.
Entre le PAN3 et le PAN4, vous pourrez améliorer les fonctionnalités intégrées
sans pour autant en ajouter de nouvelles.

Reprenez et complétez le tableau suivant en précisant les différentes tâches et
sous-tâches ainsi que le (ou les) critères de réussite pour l'intégration au
PAN3. La définition des critères de réussite doit se faire en accord avec les
experts.

[cols=",,^",options="header",]
|====
| Tâche | Description                                           | Critères de réussite pour l'intégration au PAN3
| T1    | Classificateur d’image                                | interfaces logicielles finalisées
| T1.1  | Changement espace de couleur pour permettre …         | au moins une transformation implémentée
| T1.2  | Extraction de l’histogramme à partir de l’espace XYZ… | …
| T1.3  | Extraction des caractéristiques …                     | …
| T1.4  | Comparaison des caractéristiques                      | …
| T2    | Détection de rythme (Module « Audio/Rythme »)         | interfaces logicielles finalisées
| T2.1  | Découpage signal sonore en bande fréquentielle        | la méthode X doit être implémentée
| T2.2  | Détection du tempo                                    | …
| T2.3  | Changement de tempo                                   | …
|====
