=== Planning Prévisionnel PACT

==== Rappel des dates
Les dates importantes de PACT sont:

* PAN1: 22/11/2022
* PAN2: fin janvier 2023
* PAN3: 04/04/2023
* PAN4: 30/05/2023

Les deux tableaux ci-dessous doivent vous aider à évaluer votre avancement/retard dans le développement de votre projet.
Vous pouvez aussi vous aider de ces tableaux pour:

* identifier les périodes de fortes charge de travail
* analyser les dépendances entre modules
* les retards bloquant pour l'avancée de l'ensemble du projet (ce n'est pas forcément le cas pour tous les modules)

==== Planning Groupe

Pour PAN1, remplissez dans ce tableau les dates prévues. Vous mettrez à jour les dates finales en cours d'année.

[cols=",^,,",options="header",]
|====
|Tâche | Responsable(s) | Quand Prévisionnel | Quand effectif
|Intégration Initale | Quentin Roussel |15/02/23| ...
|Intégration PAN3 finalisée | bar |26/03/23| ...
|Préparation / répétition PAN3 | bar |30/03/23| ...
|Démo PAN4 finalisée | bar |31/04/23| ...
|Préparation Poster PAN4 | bar |15/05/23| ...
|Présentation "Pitch" PAN4 | bar |24/05/23| ...
|Vidéo PAN4 | bar |20/05/23| ...
|====

Note:

* l'intégration initiale correspond à l'étape où tous les modules communiquent ensemble même si les informations échangées sont fausses ou incomplètes. Pour rappel vous aurez trois journées complètes la semaine du 20/03 pour finaliser l'intégration
* Le poster PAN4 devra être envoyé au plus tard le 18 mai 2023
* Le support de présentation PAN4 devra être envoyé pour le 26/05/2023
* La vidéo est une vidéo promotionnelle de 2 minutes maximum, et devra être envoyée pour le 26/05/2023

Vous mettrez par ailleurs à jour l'annexe "avancement" avec les compte-rendus de vos réunions de groupe.


==== Planning Modules

Nous vous demandons de prévoir les dates des étapes de développement de vos modules.
Pour PAN1, vous remplirez les dates prévues. Vous mettrez à jour les dates finales en cours d'année.

* Travail Initial: bibliographie sur le module
* Version initiale: le module tourne en mode isolé
* Version intégrable: le module est prêt à être intégré, il manquera vraisemblablement des fonctionnalités. Cela correspond à une version "squelette" du projet.
* Version intégrée: le module est complet et intégré


[cols=",^,^,,,",options="header",]
|====
|Module | Responsables | Travail Initial | Version initiale | Version intégrable | Version intégrée
|Reconnaissance image | bar | prévu: 25/11/22 fait:... | prévu: 31/01/23 fait:... | prévu: 10/02/23 fait:... | prévu: 25/02/23 fait:...
|Reconnaissance vocale | bar2 | prévu: 25/11/22 fait:... | prévu: 31/01/23 fait:... | prévu: 10/02/23 fait:... | prévu: 25/02/23 fait:...
|Traitement du langage| bar3 | prévu: 25/11/22 fait:... | prévu: 31/01/23 fait:... | prévu: 10/02/23 fait:... | prévu: 25/02/23 fait:...
|Système embarqué| bar3 | prévu: 25/11/22 fait:... | prévu: 31/01/23 fait:... | prévu: 05/02/23 fait:... | prévu: 15/02/23 fait:...
|Ergonomie/Design| bar3 | prévu: 25/11/22 fait:... | prévu: 31/01/23 fait:... | prévu: 10/02/23 fait:... | prévu: 25/02/23 fait:...
|Droit| Lounes Kouache | prévu: 25/11/22 fait:... | prévu: 31/01/23 fait:... | prévu: 10/02/23 fait:... | prévu: 25/02/23 fait:...
|Interface utilisateur / BDD| Quentin Roussel | prévu: 25/11/22 fait:... | prévu: 31/01/23 fait:... | prévu: 10/02/23 fait:... | prévu: 25/02/23 fait:...
|====


